---
mode: plan
cwd: /Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web
task: 云快充1.6协议凌晨离线问题修复与协议对齐
complexity: high
planning_method: builtin
created_at: 2026-03-21T08:48:24+08:00
---

# Plan: 云快充1.6凌晨离线修复跟踪

## 任务概述

当前项目中，云快充 1.6 协议设备在凌晨时段存在离线现象。经代码与协议文档对照，未发现明确的“凌晨主动断链”定时任务，更可能是夜间网络/SIM 抖动触发了当前偏激进的离线判定逻辑，导致短时弱网被放大为设备离线。

本计划用于跟踪以下三类工作：

1. 先止血：降低“短时抖动即离线”的敏感度。
2. 再纠偏：按协议修正登录、心跳、费率、对时流程。
3. 最后收敛：统一实现入口，减少后续维护风险。

## 关键结论

- 协议要求：
  - `0x03` 心跳为 10 秒周期上送，连续 3 次未收到才视为网络异常并重新登录。
  - `0x13` 实时监测数据周期上送，待机 5 分钟、充电 15 秒。
  - `0x05 -> 0x06 -> 0x09 -> 0x0A` 为费率模型校验与拉取闭环。
  - `0x56` 对时为 1 天周期发送。
- 当前实现中的高风险点：
  - Netty 读空闲 30 秒即触发关闭连接。
  - 断链后立即将枪口置离线，并将充电中订单改异常。
  - 桩状态按“任意枪口离线即整桩离线”计算。
  - `0x05` 校验请求当前固定返回“一致”，未真正校验费率模型。
  - 登录后主动下发 `0x58`，与协议标准流程不完全一致。
  - 对时仅在登录后发送一次，未发现每日自动对时任务。
  - 线上实际走老 Handler 链路，新 Strategy 链路当前不生效。

## 目标与验收口径

### 业务目标

- 凌晨 `00:00-06:00` 时段，短时网络抖动不再导致桩状态频繁离线。
- 单次 `30-40s` 的弱网抖动不应直接把充电中订单改为异常。
- 桩在线状态与真实链路状态更一致，减少前端“在线/离线闪断”。

### 协议目标

- `0x03` 按协议节奏与容错逻辑处理。
- `0x05/0x06/0x09/0x0A` 恢复为真实校验与请求链路。
- `0x56/0x55` 具备每日自动对时能力和执行记录。

### 验收标准

- 短时网络抖动：
  - 30-40 秒无上行数据后恢复，不直接离线。
  - 宽限期内重连成功，不产生订单异常。
- 长时网络中断：
  - 超出配置阈值后，设备进入离线状态。
  - 若有正在充电订单，按规则进入异常处理。
- 协议链路：
  - 桩上报旧费率模型时，平台能正确返回不一致并等待 `0x09` 请求。
  - 每日自动对时后，可看到 `0x55` 应答记录。
- 排障能力：
  - 日志能够还原“最后正常通信 -> 空闲超时 -> 关闭连接 -> 是否重连成功”的完整链路。

## 执行批次

### 第一批：先止血

- 调整 Netty 空闲断链策略。
- 引入断链宽限期，避免瞬断即离线。
- 补连接生命周期日志。
- 修复 channel 映射清理。

### 第二批：协议纠偏

- 修复费率模型校验与拉取闭环。
- 新增每日自动对时。
- 将关键阈值配置化。

### 第三批：实现收敛

- 收敛云快充双实现，只保留一条实际生效链路。
- 补齐专项回归验证与联调记录。

## 任务清单

### YKC-001

- 优先级：P0
- 状态：done
- 目标：将云快充连接保活从“30 秒空闲直接断开”改为“允许短时抖动，按连续丢心跳或宽限期判定断链”。
- 当前进展：
  - 已按第一批止血方案落地为 `15s tick + 连续 3 次 READER_IDLE 才关闭`。
  - 已补 `idleCount / lastFrameType / lastReceiveAt / lastSerialNumber / disconnectReason` 连接属性。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/server/yunkuaichong/NettyServerChannelInitializer.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/server/yunkuaichong/NettyServerHandler.java`
- 设计要点：
  - `IdleStateHandler` 读空闲阈值调整为 `40-45s` 或等效容错值。
  - `userEventTriggered` 不再第一次超时就 `close()`。
  - 结合最近通信时间和连续空闲次数处理。
- 验收标准：
  - 单次 `30-40s` 无上行数据不直接断链。
  - 凌晨弱网时连接不会频繁抖动为离线。
- 风险：
  - 阈值过宽会延迟真实离线发现，需要与业务确认容忍度。

### YKC-002

- 优先级：P0
- 状态：done
- 目标：增加“断链宽限期”，避免瞬断立刻将枪口置离线、订单置异常。
- 当前进展：
  - 已落地 `60s` 离线确认宽限期。
  - 已引入 `pile_pending_disconnect` 和 `pile_offline_confirmed` 标记，并在恢复通信后自动清理。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/service/yunkuaichong/impl/YKCBusinessServiceImpl.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-pile/src/main/java/com/jsowell/pile/service/impl/OrderBasicInfoServiceImpl.java`
- 设计要点：
  - `exit()` 中先记录“断链待确认”状态。
  - 宽限期结束且未恢复登录时，才正式落离线和订单异常。
  - 若宽限期内重连，取消离线确认。
- 验收标准：
  - 短时断链后在宽限期内重连，不产生订单异常。
  - 真正长断链后仍能正确离线。
- 风险：
  - 需防止宽限期任务重复执行或状态竞争。

### YKC-003

- 优先级：P0
- 状态：in_progress
- 目标：补齐连接生命周期日志，支持“凌晨离线”专项排查。
- 当前进展：
  - 已补空闲告警、连续空闲关闭、异常断链、宽限恢复、正式离线确认等主链路日志。
  - `LoginRequestHandler` / `UploadRealTimeMonitorHandler` 维度的专项日志尚未单独补齐。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/server/yunkuaichong/NettyServerHandler.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/HeartbeatRequestHandler.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/LoginRequestHandler.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/UploadRealTimeMonitorHandler.java`
- 设计要点：
  - 统一打印 `pileSn`、`channelId`、远端 IP、最后一帧类型、最后上报时间、IdleState 类型、重连耗时。
  - 对凌晨时段日志加清晰关键词，便于筛查。
- 验收标准：
  - 一次离线事件能从日志完整还原链路。
- 风险：
  - 需控制日志量，避免高频心跳刷爆日志。

### YKC-004

- 优先级：P0
- 状态：done
- 目标：修复 channel 映射清理不完整的问题，避免旧连接残留。
- 当前进展：
  - 已补 `removeByPileSnAndChannelId()` 安全删除。
  - 已补 `channelId -> pileSn` 反向映射维护，并修复删除时的脏映射残留问题。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/service/yunkuaichong/impl/YKCBusinessServiceImpl.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-common/src/main/java/com/jsowell/common/enums/ykc/PileChannelEntity.java`
- 设计要点：
  - 恢复 `removeByPileSn/removeByChannelId` 的正常调用。
  - 确保断链、异常、重连时旧 `channel` 被清理。
- 验收标准：
  - 同一桩重连后只保留一个有效 `channel`。
  - 下行命令不会打到死连接。
- 风险：
  - 需避免误删新连接。

### YKC-005

- 优先级：P1
- 状态：in_progress
- 目标：将桩离线判定从“任意枪状态为离线即整桩离线”改为“最近通信时间 + 枪状态 + 宽限期”的综合判定。
- 当前进展：
  - 已完成 `checkPileOffLine()` 优先识别 `PILE_OFFLINE_CONFIRMED` 标记。
  - 仍未重写 `getPileStatus/getPileStatusV2` 的整桩聚合规则，暂按第一批止血范围保留现状。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-pile/src/main/java/com/jsowell/pile/service/impl/PileConnectorInfoServiceImpl.java`
- 设计要点：
  - `getPileStatus/getPileStatusV2/checkPileOffLine` 使用统一判定逻辑。
  - 将固定 3 分钟阈值改为可配置。
- 验收标准：
  - 前端在线状态与真实通信状态一致。
  - 短时抖动不出现整桩离线闪断。
- 风险：
  - 旧缓存与新判定逻辑可能短期不一致，需要同步清理策略。

### YKC-006

- 优先级：P1
- 状态：todo
- 目标：按协议修正费率模型交互，去掉“固定返回一致”的实现。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/BillingTemplateValidateRequestHandler.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/BillingTemplateRequestHandler.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/LoginRequestHandler.java`
- 设计要点：
  - `0x05` 真比较平台模型号与桩上报模型号。
  - 不一致返回 `0x01`。
  - 由桩继续发 `0x09`，平台回 `0x0A`。
  - 登录后主动 `0x58` 改为开关控制或移除。
- 验收标准：
  - 费率模型链路符合协议。
  - 跨天费率切换时行为可解释、可追踪。
- 风险：
  - 需确认现网桩程序是否依赖“登录后强推模板”的兼容行为。

### YKC-007

- 优先级：P1
- 状态：done
- 目标：补每日自动对时，降低跨天时钟漂移的影响。
- 当前进展：
  - 已新增 `jsowellTask.dailyProofreadTimeForYkcV160()`。
  - 已补 `0x56` 下发记录和 `0x55` 应答记录。
  - 待上线时补 Quartz 任务配置。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-pile/src/main/java/com/jsowell/pile/service/impl/YKCPushCommandServiceImpl.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong/TimeCheckSettingResponseHandler.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-quartz/src/main/java/com/jsowell/quartz/task/JsowellTask.java`
- 设计要点：
  - 每日定时给在线桩批量发 `0x56`。
  - 记录 `0x55` 应答结果与桩回传时间。
- 验收标准：
  - 每日有自动对时执行记录。
  - 对时失败可重试，可观测。
- 风险：
  - 大批量对时可能集中打到凌晨，需控制任务节奏。

### YKC-008

- 优先级：P1
- 状态：todo
- 目标：将关键超时和离线参数配置化，避免硬编码。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/server/yunkuaichong/NettyServerChannelInitializer.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-pile/src/main/java/com/jsowell/pile/service/impl/PileConnectorInfoServiceImpl.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-admin/src/main/resources/application.yml`
- 设计要点：
  - 至少抽出：
    - `readerIdleSeconds`
    - `offlineConfirmSeconds`
    - `lastConnectionOfflineMinutes`
    - `dailyTimeSyncCron`
- 验收标准：
  - 不改代码即可在环境配置中调整离线策略。
- 风险：
  - 需注意各环境默认值兼容。

### YKC-009

- 优先级：P2
- 状态：todo
- 目标：收敛云快充双实现，避免后续修错入口。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/service/yunkuaichong/impl/YKCBusinessServiceImpl.java`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/handler/yunkuaichong`
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/strategy/ykc`
- 设计要点：
  - 确认唯一线上入口。
  - 如果保留老 Handler，则冻结或移除 Strategy。
  - 如果迁移到 Strategy，则需一次性迁完。
- 验收标准：
  - 线上只存在一套实际生效的云快充处理链路。
- 风险：
  - 涉及面较大，需单独回归。

### YKC-010

- 优先级：P1
- 状态：todo
- 目标：补专项回归验证和凌晨专项验证脚本或测试用例。
- 修改文件：
  - `/Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-admin/src/test/java`
- 设计要点：
  - 覆盖场景：
    - `30-40s` 无心跳但恢复。
    - 宽限期内重连。
    - 费率模型不一致重新请求。
    - 每日对时成功和失败。
- 验收标准：
  - 每个修复点至少有一条可复现、可回归的验证路径。
- 风险：
  - 若缺真实协议模拟器，需先补测试桩或伪报文能力。

## 推荐执行顺序

1. YKC-001
2. YKC-002
3. YKC-003
4. YKC-004
5. YKC-005
6. YKC-008
7. YKC-006
8. YKC-007
9. YKC-010
10. YKC-009

## 文件级改造备注

### 连接与断链主链路

- `NettyServerChannelInitializer`
  - 负责 IdleState 参数配置。
- `NettyServerHandler`
  - 负责空闲事件、异常事件、连接关闭事件的断链控制。
- `YKCBusinessServiceImpl`
  - 负责断链后离线和订单状态变更逻辑。

### 在线状态与业务影响主链路

- `PileChannelEntity`
  - 管理桩与 channel 的映射。
- `PileConnectorInfoServiceImpl`
  - 管理枪口状态、桩状态聚合与前端在线判断。
- `OrderBasicInfoServiceImpl`
  - 管理充电订单异常状态的最终落库。

### 协议对齐主链路

- `LoginRequestHandler`
  - 登录后当前有对时和费率主动推送逻辑。
- `HeartbeatRequestHandler`
  - 心跳包处理与最后通信时间刷新。
- `BillingTemplateValidateRequestHandler`
  - 当前实现与协议偏差最大。
- `BillingTemplateRequestHandler`
  - 负责 `0x09 -> 0x0A`。
- `TimeCheckSettingResponseHandler`
  - 用于记录 `0x55` 对时应答。

## 风险清单

- 现网桩程序可能已适配当前“非标准但可用”的平台行为，协议纠偏前需确认兼容性。
- 离线判定放宽后，真实离线的发现速度会变慢，需要平衡运维体验。
- 订单异常处理若改为延迟确认，需防止漏处理真正断电或断网导致的异常订单。
- 双实现收敛前，所有改动应明确打在老 Handler 链路上，避免误改新 Strategy 无法生效。

## 当前进度快照

- 更新时间：2026-03-21 11:14:17 +0800
- `done`：
  - `YKC-001`
  - `YKC-002`
  - `YKC-004`
  - `YKC-007`
- `in_progress`：
  - `YKC-003`
  - `YKC-005`
- `todo`：
  - `YKC-006`
  - `YKC-008`
  - `YKC-009`
  - `YKC-010`

## 进度记录模板

```md
### 进度记录

- 任务ID: YKC-001
- 优先级: P0
- 状态: todo
- 负责人:
- 开始时间:
- 完成时间:
- 目标: 调整 Netty 空闲断链策略，避免 30 秒无上行直接断链
- 修改文件:
  - /Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/server/yunkuaichong/NettyServerChannelInitializer.java
  - /Users/guoqiusi/Workspace/jsowell-charger-web/jsowell-netty/src/main/java/com/jsowell/netty/server/yunkuaichong/NettyServerHandler.java
- 验收结果:
- 备注/风险:
```

## 最终上线注意项

- 本次建议作为一个整体上线，包含：
  - 第一批凌晨离线止血。
  - `YKC-007` 云快充 1.6 每日自动对时。
- 当前最终基线以“离线判定正确性优先”为准，同时保留必要性能优化：
  - 保留 `EchoServerHandler` 绑定 `businessGroup`。
  - 保留 `PileChannelEntity` 的 `channelId -> pileSn` 反向映射。
  - 保留 `NettyServerHandler` 的消息处理耗时监控。
  - 不采用“心跳全异步 + 公共线程池 DiscardOldestPolicy”组合。
- 已确认的最终收口原则：
  - `HeartbeatRequestHandler` 中 `saveLastTimeAndCheckChannel()` 必须同步执行，保证任意上行立即刷新 `PILE_LAST_CONNECTION`，并立即清除 `PILE_PENDING_DISCONNECT / PILE_OFFLINE_CONFIRMED`。
  - `HeartbeatRequestHandler` 中 `updateStatus()` 继续异步执行，避免数据库操作拖长心跳回包链路。
  - `ThreadPoolConfig.threadPoolTaskExecutor` 保持 `CallerRunsPolicy`，避免关键任务被静默丢弃。
  - `PileChannelEntity.removeByPileSnAndChannelId()` 必须同步清理反向映射，避免旧连接脏数据残留。

### Quartz 配置建议

- 新增每日对时任务：
  - `invokeTarget`: `jsowellTask.dailyProofreadTimeForYkcV160()`
- 不建议把任务压在 `00:00` 整点，建议放到低峰时段，例如 `03:15`。
- 每日对时任务默认只扫描“当前有活连接的云快充 1.6 桩”，并按小间隔逐台发送，避免凌晨集中打满链路。

### 上线后重点观察

- 是否还出现“凌晨批量掉线后立刻落离线”的情况。
- 是否能看到 `pile_pending_disconnect` 在恢复通信后于宽限期内被清除。
- 是否出现“正式离线确认”日志明显下降。
- 是否能看到 `0x56` 下发记录与 `0x55` 应答记录。
- 是否持续出现 `【性能警告】` 日志堆积。

### 建议回归项

- 连续触发 1 次、2 次、3 次 `READER_IDLE`：
  - 预期仅第 3 次关闭连接。
- 第 3 次空闲关闭后 60 秒内重连：
  - 预期不落 `OFF_NETWORK`，不改订单异常。
- 第 3 次空闲关闭后 60 秒内未恢复：
  - 预期才正式落离线。
- 手工执行一次 `jsowellTask.dailyProofreadTimeForYkcV160()`：
  - 预期仅对在线云快充 1.6 桩发对时。
- 检查 `TimeCheckSettingResponseHandler`：
  - 预期能记录 `0x55` 对时应答及桩端回传时间。

### 编译验证记录

- 已执行：
  - `mvn -pl jsowell-quartz,jsowell-netty -am -DskipTests compile`
  - `mvn -pl jsowell-netty,jsowell-framework,jsowell-common -am -DskipTests compile`
- 结果：
  - 通过。

## 当前建议

- 先以第一批任务为本周主线，尽快止住凌晨离线误判。
- 第二批在止血完成后推进，避免协议纠偏与连接策略变更叠加，增加联调复杂度。
- 第三批收敛放在前两批稳定后执行。
